<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>AIGC 项目风险清单 v1.0</title>
    <style>
        body {
            font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji";
            line-height: 1.6;
            color: #333;
            max-width: 980px;
            margin: 2rem auto;
            padding: 0 1rem;
        }
        h1, h3 {
            border-bottom: 1px solid #eee;
            padding-bottom: 0.3em;
        }
        ul {
            padding-left: 20px;
        }
        li {
            margin-bottom: 0.5em;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 1em;
            margin-bottom: 2em;
            display: block;
            overflow-x: auto;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #ddd;
            padding: 8px 12px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #f7f7f7;
            font-weight: 600;
        }
        tr:nth-child(even) {
            background-color: #fcfcfc;
        }
        code {
            background-color: rgba(27,31,35,0.05);
            padding: .2em .4em;
            margin: 0;
            font-size: 85%;
            border-radius: 3px;
        }
        .center-align {
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>AIGC 项目风险清单 v1.0</h1>

    <ul>
        <li><strong>文件版本:</strong> 1.0</li>
        <li><strong>创建人:</strong> 你 (项目负责人/TL)</li>
        <li><strong>创建日期:</strong> 2025-09-04</li>
        <li><strong>目标:</strong> 本文档旨在识别并评估项目在启动阶段面临的潜在风险，并提出初步的应对策略，以确保项目能够顺利推进。</li>
        <li><strong>更新周期:</strong> 建议每两周（或每个 Sprint 结束时）进行一次评审和更新。</li>
    </ul>

    <hr>

    <h3>风险评估矩阵说明</h3>
    <ul>
        <li><strong>可能性 (Likelihood):</strong> 风险发生的概率 (高 / 中 / 低)</li>
        <li><strong>影响程度 (Impact):</strong> 风险发生后对项目的负面影响 (高 / 中 / 低)</li>
        <li><strong>风险等级 (Level):</strong> 综合可能性和影响程度，标记为 <code>严重</code> / <code>主要</code> / <code>次要</code></li>
        <li><strong>负责人 (Owner):</strong> 负责监控并推动应对策略执行的团队成员</li>
    </ul>

    <hr>

    <h3>1. 技术风险 (Technical Risks)</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>风险描述</th>
                <th class="center-align">可能性</th>
                <th class="center-align">影响程度</th>
                <th class="center-align">风险等级</th>
                <th>初步应对策略</th>
                <th class="center-align">负责人</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>模型效果不达标</strong>：核心 AIGC 功能的输出质量无法满足用户基本需求。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>严重</code></td>
                <td>1. <strong>尽早验证</strong>：在 W5-W6 进行多模型候选实验。 2. <strong>建立评测集</strong>：定义核心任务，建立小规模的“黄金标准”评测集 (PE1)。 3. <strong>备选方案</strong>：准备 1-2 个备选模型或技术路径（如 Fine-tune vs. RAG）。</td>
                <td class="center-align">PE1</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>模型调用成本失控</strong>：API 调用费用远超预算，导致项目无法持续运营。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>严重</code></td>
                <td>1. <strong>早期监控</strong>：从第一个 API 调用开始就建立成本监控仪表盘。 2. <strong>优化策略</strong>：W11-W12 规划缓存、Prompt 压缩、批量处理等优化。 3. <strong>设定预算</strong>：为开发和测试阶段设定明确的 API 调用预算。</td>
                <td class="center-align">PE2, 你</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>系统性能瓶颈</strong>：AIGC 生成速度过慢（如 >5s），严重影响用户体验。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>性能测试</strong>：在 W5-W6 的技术选型阶段加入对 P95 延迟的测试。 2. <strong>异步/流式</strong>：架构设计时考虑采用流式响应（Streaming）来改善前端体验。</td>
                <td class="center-align">PE2</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>数据安全与隐私</strong>：用户输入的数据或个人信息存在泄露风险。</td>
                <td class="center-align">低</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>合规选型</strong>：选择符合数据保护法规（如 GDPR）的云服务和模型提供商。 2. <strong>数据脱敏</strong>：在日志和存储中对用户敏感信息进行脱敏处理。 3. <strong>最小权限</strong>：数据库和服务的访问权限遵循最小权限原则。</td>
                <td class="center-align">PE2</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <h3>2. 市场与产品风险 (Market & Product Risks)</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>风险描述</th>
                <th class="center-align">可能性</th>
                <th class="center-align">影响程度</th>
                <th class="center-align">风险等级</th>
                <th>初步应对策略</th>
                <th class="center-align">负责人</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>伪需求</strong>：我们解决的“痛点”并非用户的真实需求，产品无人问津。</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>严重</code></td>
                <td>1. <strong>充分验证</strong>：W1-W3 进行至少 10 次深度用户访谈，拒绝闭门造车。 2. <strong>MVP聚焦</strong>：MVP 仅包含能验证核心价值的最小功能集。 3. <strong>数据驱动</strong>：Beta 测试阶段高度关注用户行为数据（留存、激活）。</td>
                <td class="center-align">PUX, MBA</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>竞争激烈</strong>：市场已有成熟竞品，我们的产品没有明显差异化优势。</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>竞品分析</strong>：W1-W3 产出详细的竞品功能矩阵和差异点分析报告。 2. <strong>寻找壁垒</strong>：思考能否在特定细分领域、用户体验或成本上建立优势。</td>
                <td class="center-align">MBA</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>用户获取困难</strong>：产品上线后，无法通过计划渠道有效获取首批种子用户。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>提前预热</strong>：W11 开始在目标用户社群进行预热和 Beta 用户招募。 2. <strong>渠道测试</strong>：早期小预算测试不同渠道的转化效果。</td>
                <td class="center-align">MBA</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <h3>3. 项目管理与时间风险 (Project Management & Time Risks)</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>风险描述</th>
                <th class="center-align">可能性</th>
                <th class="center-align">影响程度</th>
                <th class="center-align">风险等级</th>
                <th>初步应对策略</th>
                <th class="center-align">负责人</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>需求蔓延 (Scope Creep)</strong>：项目过程中不断增加新功能，导致 MVP 无法按时交付。</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>严重</code></td>
                <td>1. <strong>范围冻结</strong>：在 W4 产出 MVP 范围冻结文档，并获得全员确认。 2. <strong>变更流程</strong>：任何超出范围的需求变更必须经过你（TL）的正式评估和批准。</td>
                <td class="center-align">你</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>进度严重滞后</strong>：关键任务延期，引发连锁反应，导致无法按时上线。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>任务拆分</strong>：将大任务拆分为不超过 2-3 天的小任务，便于跟踪。 2. <strong>定期同步</strong>：坚持每日站会和周三中点校准，及时暴露和解决阻塞。 3. <strong>预留缓冲</strong>：在排期时为关键路径任务预留一定的缓冲时间。</td>
                <td class="center-align">你</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <h3>4. 团队与人员风险 (Team & Personnel Risks)</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>风险描述</th>
                <th class="center-align">可能性</th>
                <th class="center-align">影响程度</th>
                <th class="center-align">风险等级</th>
                <th>初步应对策略</th>
                <th class="center-align">负责人</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>关键人员依赖</strong>：项目过于依赖某一位成员（如只有 PE2 懂后端部署），该成员的缺席将导致项目停滞。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>知识共享</strong>：鼓励 Code Review、编写核心文档、组织小型技术分享。 2. <strong>职责备份</strong>：在非关键任务上，尝试让成员交叉协作，互相了解对方的工作。</td>
                <td class="center-align">你</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>沟通效率低下</strong>：团队成员之间信息不同步，导致重复工作或决策错误。</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align"><code>主要</code></td>
                <td>1. <strong>明确渠道</strong>：确立主要的沟通工具（如 Slack/Discord）和文档协作平台（如 GitHub/Notion）。 2. <strong>会议规范</strong>：确保会议有明确议程和结论，并及时同步给全员。</td>
                <td class="center-align">你</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <h3>5. 合规与法律风险 (Compliance & Legal Risks)</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>风险描述</th>
                <th class="center-align">可能性</th>
                <th class="center-align">影响程度</th>
                <th class="center-align">风险等级</th>
                <th>初步应对策略</th>
                <th class="center-align">负责人</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td><strong>内容合规性</strong>：AIGC 生成的内容可能包含非法、歧视性或攻击性信息。</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align">高</td>
                <td class="center-align"><code>严重</code></td>
                <td>1. <strong>内容过滤</strong>：在模型输出层增加敏感词过滤和内容审查机制。 2. <strong>用户协议</strong>：明确用户责任，提供滥用举报功能。 3. <strong>模型选择</strong>：选择在“安全性”和“对齐”方面表现更好的基础模型。</td>
                <td class="center-align">PE1, PE2</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><strong>知识产权</strong>：生成内容的版权归属不清，或训练数据涉嫌侵犯他人版权。</td>
                <td class="center-align">低</td>
                <td class="center-align">中</td>
                <td class="center-align"><code>次要</code></td>
                <td>1. <strong>明确政策</strong>：参考模型提供商的服务条款，在用户协议中明确生成内容的版权归属。 2. <strong>合规数据</strong>：如果涉及 Fine-tune，确保使用合法授权的数据集。</td>
                <td class="center-align">你</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

</body>
</html>